\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{enumitem}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\newcommand{\correct}[1]{\textbf{#1}}

\begin{document}
\section*{Тест из 25 вопросов по темам «Руководство и управление исполнением работ проекта», «Мониторинг и контроль работ проекта», «Осуществление общего управления изменениями»}

\begin{enumerate}[label=\textbf{\arabic*.}, leftmargin=0pt, itemindent=1.8em]

\item Ключевая выгода процесса «Руководство и управление исполнением работ проекта» состоит в том, что он:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item минимизирует объем коммуникаций в проекте
\item гарантирует отсутствие изменений в планах
\item фокусируется только на сроках
\item обеспечивает выполнение только технических задач
\item \correct{обеспечивает общее управление работами и результатами, повышая вероятность успеха проекта}
\end{enumerate}

\item Процесс «Руководство и управление исполнением работ проекта» выполняется:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item только на инициации
\item только в середине проекта
\item только на закрытии
\item по запросу спонсора
\item \correct{на протяжении всего проекта}
\end{enumerate}

\item Что является \textit{выходом} процесса «Руководство и управление исполнением работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Информация о выполнении работ (WPI)
\item Отчёты о выполнении работ (WPR)
\item План управления требованиями
\item \correct{Данные о выполнении работ (WPD)}
\item План управления поставками
\end{enumerate}

\item Что относится к \textit{входам} процесса «Руководство и управление исполнением работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Одобренные отчёты о проекте
\item \correct{Одобренные запросы на изменения}
\item Акт приёмки результатов
\item Реестр заинтересованных сторон как единственный документ
\item Резерв по управлению рисками
\end{enumerate}

\item Что относится к \textit{инструментам и методам} процесса «Руководство и управление исполнением работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Контроль качества
\item Анализ Монте-Карло
\item \correct{PMIS (информационные системы управления проектом)}
\item Параметрическая оценка
\item Мозговой штурм без фиксации результатов
\end{enumerate}

\item Что \textit{включает} в себя руководство и управление исполнением работ проекта?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Исключительно аудит качества
\item Только найм внешних подрядчиков
\item Лишь подготовку устава проекта
\item Только реакцию на риски без планирования
\item \correct{Создание CR (change request) и внедрение одобренных изменений в содержание, планы и среду проекта}
\end{enumerate}

\item Мониторинг и контроль работ проекта — это процесс:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item разработки устава
\item декомпозиции WBS
\item \correct{отслеживания, проверки и ведения отчётности о ходе исполнения для достижения целей}
\item проведения закупок
\item закрытия фазы
\end{enumerate}

\item Ключевая выгода процесса «Мониторинг и контроль работ проекта»:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item исключение необходимости отчётности
\item замена планов без согласования
\item \correct{даёт заинтересованным сторонам понимание текущего состояния, действий и прогнозов по бюджету/срокам/объёму}
\item ограничение коммуникаций
\item отмена управления рисками
\end{enumerate}

\item Какой элемент данных относится к \textit{входам} процесса «Мониторинг и контроль работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Данные о выполнении работ (WPD)
\item План управления выгодами
\item \correct{Информация о выполнении работ (WPI) из контрольных процессов}
\item Сводный бизнес-кейс
\item Матрица ответственности RACI
\end{enumerate}

\item Что является \textit{выходом} процесса «Мониторинг и контроль работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Продукты/результаты (deliverables)
\item \correct{Отчёты о выполнении работ (WPR)}
\item Утверждённая хартия
\item Уроки, зафиксированные в OPA, как единственный результат
\item План управления персоналом
\end{enumerate}

\item Какие аналитические подходы характерны для процесса «Мониторинг и контроль работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Диаграмма Исикавы без данных
\item Анализ Парето дефектов
\item \correct{EVM (SPI/CPI, EAC/ETC) и анализ отклонений/трендов}
\item Гистограмма ресурсов
\item Моделирование критического пути методом PERT трёхточечных оценок
\end{enumerate}

\item Контроль в рамках процесса «Мониторинг и контроль работ проекта» направлен на:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item только ретроспективный анализ
\item \correct{определение корректирующих/предупредительных действий и отслеживание их выполнения}
\item замену спонсора проекта
\item формирование устава
\item завершение контрактов
\end{enumerate}

\item Постоянный мониторинг обеспечивает:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item исключительно отчётность для заказчика
\item автоматическое устранение всех рисков
\item \correct{понимание общего состояния проекта и выделение областей для приоритетного внимания}
\item только переоценку бюджета
\item отмену коммуникаций
\end{enumerate}

\item Осуществление общего управления изменениями — это процесс:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item составления бюджета
\item \correct{анализа всех запросов на изменения, их утверждения/отклонения и управления изменениями артефактов}
\item разработки WBS
\item найма команды
\item закупки материалов
\end{enumerate}

\item Кто несёт \textit{единоличную} ответственность за осуществление общего управления изменениями?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Совет директоров
\item CCB как единственный владелец
\item Заказчик
\item PMO
\item \correct{Руководитель проекта}
\end{enumerate}

\item Когда выполняется процесс «Осуществление общего управления изменениями»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item только при отклонении по срокам
\item после завершения работ
\item на инициации и закрытии
\item в момент релиза продукта
\item \correct{с начала проекта и до его завершения}
\end{enumerate}

\item Какая группа может быть привлечена для формального рассмотрения CR?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item QA-команда
\item Архитектурный комитет
\item Команда коммуникаций
\item \correct{Совет по контролю изменений (CCB)}
\item Финансовый департамент
\end{enumerate}

\item Что является \textit{входом} процесса «Осуществление общего управления изменениями»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Устав проекта
\item \correct{Запросы на изменения (CR)}
\item Акт приёмки поставки
\item План управления персоналом
\item Матрица коммуникаций как единственный вход
\end{enumerate}

\item Что является \textit{выходом} процесса «Осуществление общего управления изменениями»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item План управления качеством
\item \correct{Одобренные/отклонённые запросы на изменения}
\item Согласованный контракт с поставщиком
\item Только журнал уроков
\item План управления рисками как новый
\end{enumerate}

\item Какие подходы к принятию решений применяются в процессе «Осуществление общего управления изменениями»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Ресурсное выравнивание
\item Диаграмма Ганта
\item \correct{Принятие решений (голосование, мультикритериальные матрицы, Delphi и др.)}
\item Стратификация дефектов
\item Метод критической цепи
\end{enumerate}

\item Что лучше описывает \textit{Данные о выполнении работ (WPD)}?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item \correct{сырые факты: даты, трудозатраты, \% готовности, дефекты}
\item агрегированные отчёты по проекту
\item согласованные прогнозы по EAC
\item утверждённые изменения базовых линий
\item окончательный акт сдачи-приёмки
\end{enumerate}

\item Все три процесса — «Руководство и управление исполнением работ проекта», «Мониторинг и контроль работ проекта» и «Осуществление общего управления изменениями» — относятся к области знаний:
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Управление сроками
\item Управление стоимостью
\item Управление качеством
\item Управление ресурсами
\item \correct{Управление интеграцией проекта}
\end{enumerate}

\item Какой инструмент является \textit{общим} для процессов «Руководство и управление исполнением работ проекта» и «Мониторинг и контроль работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Контрольный лист качества
\item Гистограмма
\item План поставок
\item \correct{Экспертное суждение}
\item Анализ трёхточечных оценок
\end{enumerate}

\item Что \textit{не относится} к выходам процесса «Мониторинг и контроль работ проекта»?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Запросы на изменения
\item Отчёты о выполнении работ
\item Обновления плана управления проектом
\item Обновления проектных документов
\item \correct{Поставляемые результаты (deliverables)}
\end{enumerate}

\item Какой корректный поток преобразования информации об исполнении?
\begin{enumerate}[label=\alph*)]
\item Отчёты о выполнении работ $\rightarrow$ Информация о выполнении работ $\rightarrow$ Данные о выполнении работ
\item Информация о выполнении работ $\rightarrow$ Данные о выполнении работ $\rightarrow$ Отчёты о выполнении работ
\item \correct{Данные о выполнении работ $\rightarrow$ Информация о выполнении работ $\rightarrow$ Отчёты о выполнении работ}
\item Отчёты о выполнении работ $\rightarrow$ Запросы на изменения $\rightarrow$ Данные о выполнении работ
\item Запросы на изменения $\rightarrow$ Данные о выполнении работ $\rightarrow$ Оценка при завершении
\end{enumerate}

\end{enumerate}
\end{document}